亚洲必赢app

首页

首页

通知亚洲必赢app

当前位置: 首页 > 通知亚洲必赢app > 正文

亚洲必赢app2025年地方政府债券存续期信息公开

日期:2025-06-10作者: 浏览量:

按照《濮阳市财政局关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》(濮财债〔2025〕6号)要求,现将我单位两个专项债项目专项债券信息公开如下:

一、亚洲必赢app本科部新校区建设项目

1.债券发行情况

根据《濮阳市财政局关于下达2024年河南省政府专项债券资金的通知》(濮财预【2024】178)精神,亚洲必赢app2024年6月收到财政局亚洲必赢app本科部新校区建设项目专项债券资金指标3400万元,该笔专项债券为30年期债券,利率为2.6%。

2.建设项目基本情况

项目规划总占地面积890,860.44平方米(约合1,336.291亩),净占地面积788,039.14平方米(约合1,182.059亩)。总建筑面积317,500平方米,其中地上建筑面积302,50平方米;人防和地下车库建筑面积15,000平方米。主要建设教学楼、行政办公楼、实验楼、图书馆、学生宿舍、食堂、礼堂、单身教师公寓、产学研及创业中心、学术交流中心、人防及地下车库、运动场馆等建筑,同时进行道路、景观、绿化、围墙、大门及管网配套设施等建设。

3.建设项目进展

(1)前期相关手续。本项目项目建议书审批、可行性研究报告审批、国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等前期手续已全部办理完成。

(2)招投标及开工。该项目项目一期、项目二期、室外配套共三个施工标段招投标及开工审批均已完成,正在进行施工。

(3)工程进展及工程量。目前,项目一期在建16栋单体建筑已建成投用,正在推进项目二期建设准备工作。

(4)资金到位及支付。总投资预计266145万元,其中,申请地方专项债142000万元,其余资金市财政统筹。2023、2024年共发行3400万元,截止2024年12月底已完成3400万元支出。

二、亚洲必赢app校园基础设施综合提升工程及16号宿舍楼建设项目

1.债券发行情况

根据《濮阳市财政局关于下达2023年河南省政府专项债券资金的通知》(濮财预【2023】76)精神,亚洲必赢app2023年6月收到财政局亚洲必赢app校园基础设施综合提升工程及16号宿舍楼建设项目专项债券资金指标3000万元,该笔专项债券为15年期债券,利率为3.1%;根据《濮阳市财政局关于下达2024年河南省政府专项债券资金的通知》(濮财预【2024】28)精神,亚洲必赢app2023年6月收到财政局亚洲必赢app校园基础设施综合提升工程及16号宿舍楼建设项目专项债券资金指标3600万元,该笔专项债券为15年期债券,利率为2.75%;二笔专项债资金共计6600万元。

2.建设项目基本情况

本项目主要建设内容为:项目总建筑面积11.10万平方米。其中:拟建设公共教学楼、15号学生宿舍楼、16号学生宿舍楼、体育场馆提升、图书馆提升工程及部分配套工程。

3.建设项目进展

该项目主要建筑物公共教学楼、15号宿舍楼、16号宿舍楼、体育场馆提升工程、图书馆提升工程等均已完成施工,目前正在进行竣工验收及结算工作。2023、2024年度到位专项债券资金6600万元,截至2024年12月,已完成约3500万元资金支出。

三、绩效自评结果

我单位校园基础设施综合提升工程及16号宿舍楼建设项目、本科部新校区建设项目年度资金绩效目标已完成,项目总资金执行率达69%。


2025年6月10日

上一条:亚洲必赢app关于开展暑假实验实训场所安全检查、整改工作的通知

下一条:亚洲必赢app工会委员会会员福利供货商遴选亚洲必赢app

亚洲必赢app:联系我们

地址:河南省濮阳市黄河西路249号

邮编:457000  联系电话(传真):0393-4677111

招生咨询:0393-4677777

招生传真:0393-4677222

  • 学院官方微信

  • 学院官方微博

版权所有:亚洲必赢app   豫ICP备16013445号-1

更多|必赢亚洲app下载平台靠谱|千赢国际官方网站-千赢国际到底怎么...