亚洲必赢app

首页

首页

通知亚洲必赢app

当前位置: 首页 > 通知亚洲必赢app > 正文

濮阳市职业技术亚洲必赢app2023年地方政府债券存续期信息公开

日期:2023-06-12作者: 浏览量:

按照《濮阳市财政局关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》(濮财债〔2023〕6号)要求,现将我单位实训楼建设项目专项债券信息公开如下:

一、债券发行情况

根据《濮阳市财政局关于下达2022年河南省政府专项债券(三十二至四十期)资金的通知》(濮财预〔2022〕122号)精神,亚洲必赢app2022年6月收到财政局拨付实训楼建设项目专项债券资金1200万元,该笔专项债券为15年期债券,利率为3.21%。根据《濮阳市财政局关于下达2022年河南省政府一般债券(六期)和专项债券(四十一至四十九期)资金的通知》(濮财预〔2022〕144号)精神,亚洲必赢app2022年6月收到财政局拨付实训楼建设项目另一笔专项债券资金1200万元,该笔专项债券为15年期债券,利率为3.16%。两笔专项债券资金共计2400万元。

二、建设项目基本情况

亚洲必赢app实训楼建设项目位于濮阳县国庆路与工业路交汇处濮阳市职业技术亚洲必赢app院内,占地2300平米,建筑面积6954平米,地上4层,总投资预计2845万元。主要建设建筑、美术、音乐、计算机等专业设施用房。建设工期为2022年11月6日—2023年8月31日。

三、建设项目进展

1.前期相关手续。本建设项目于2021年9月,由濮阳市工程咨询公司编制完成可行性研究报告,11月22日,濮阳县自然资源局同意建设规划。2022年2月16日,濮阳市发展和改革委员会批复了建设项目可行性研究报告和项目招标方案,7月6日,完成濮阳县规委会对建设项目修建性详细规划方案审查,11月4日,濮阳市发展和改革委员会批复了建设项目初步设计和概算。

2022年11月,濮阳县自然资源局颁发建设工程规划许可证,濮阳县住房和城乡建设局颁发了建筑工程施工许可证,随后办结了质检安监消防等相关工作的报备申报。

2.招投标及开工。2022年9月28日,在全国公共资源交易平台发布招标亚洲必赢app,10月26日开标,11月2日,收到濮阳县招标投标评审中心的中标通知书。亚洲必赢app与中原豫安建设工程有限公司于11月4日签订建设工程施工合同,并于11月6日开工建设,建设工期为2022年11月6日至2023年8月31日。

3.工程进展及工程量。目前,正在进行内部装饰和外墙保温等施工,已完成实训楼全部工程量的70%,将于2023年8月31日前顺利竣工。

4.资金到位及支付。总投资预计2845万元,其中,申请地方专项债2400万元,其余资金单位自筹。2022年6月已发行专项债2400万元。截止2022年12月底已支出2358万元。

因该建设项目尚未完工投入使用,故还未产生任何收益。亚洲必赢app将严格按照项目建设计划,加快施工进度,严控工程质量,及时足额支出相应费用,确保项目建设早日完工。

四、绩效自评结果

我单位实训楼建设项目年度资金绩效目标已完成,项目年度资金执行率100%,项目总体资金执行率82.88%。

2023年6月9日

上一条:亚洲必赢app2023年地方政府债券存续期信息公开

下一条:亚洲必赢app关于开展“奋进新征程·唱响新时代”主题朗读大赛活动的通知

亚洲必赢app:联系我们

地址:河南省濮阳市黄河西路249号

邮编:457000  联系电话(传真):0393-4677111

招生咨询:0393-4677777

招生传真:0393-4677222

  • 学院官方微信

  • 学院官方微博

版权所有:亚洲必赢app   豫ICP备16013445号-1

更多|必赢亚洲app下载平台靠谱|千赢国际官方网站-千赢国际到底怎么...